\documentclass[11pt,a4paper,parskip=full]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[finnish]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{palatino}
\usepackage{enumitem}
\usepackage[top=2.0cm, bottom=4.5cm, left=2.5cm, right=2.5cm]{geometry}
\usepackage{scrextend}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{graphicx}


% header
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\setlength{\headheight}{2.0cm}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\lhead{\small Sovellusprojekti Groundhog \\}
\chead{\small 14. palaveri 26.8.2021 \\ \small Pöytäkirja}
\rhead{\small Sivu \thepage/\pageref{LastPage} \\}
\cfoot{}



\setlength{\parindent}{0em}
\setlength{\parskip}{1em}

\setlist{nosep}

\newcommand{\otsikkoA}[1]{{ \textbf{\LARGE #1} \vspace{3em}}}
\newcommand{\otsikkoB}[1]{{\vspace{1em} \textbf{\large #1}}}
\newcommand{\otsikkoC}[1]{ #1}
\newcommand{\sisennys}[1]{\begin{addmargin}[2em]{0em}{#1}\end{addmargin}}
\newcommand{\paatokset}[1]{\otsikkoB{Päätökset:}\begin{itemize}{#1}\end{itemize}} %lista päätöksille

\title{Sovellusprojekti Groundhog, 14. palaveri}
\author{}
\date{}

\makeatletter
\let\Title\@title
\makeatother

\begin{document}

\otsikkoA{\Title}


\noindent \begin{tabular}{@{}p{5em}l}
Aika    &   Torstai 26.8.2021 14.00--15.00 \\
Paikka  & Teams-palaveri
\end{tabular}

\vspace{1.0em}

\otsikkoB{Läsnä}

\otsikkoC{Projektiryhmä}
\sisennys{

Harri Linna, puheenjohtaja
 \\
Jere Pakkanen
\\
Riikka Vilavaara
 \\
Iiro Iivanainen, sihteeri
}
\otsikkoC{Tilaajat}
\sisennys{
Jukka Kuva
}
\otsikkoC{Ohjaajat}
\sisennys{
Jukka-Pekka Santanen \\
Juuso Tuononen
}

\section*{Pöytäkirja}

\begin{tabular}{@{}p{10em}l}
Pöytäkirja laadittu:    &  27.8.2021 \\
Muokattu:               &  \number\day.\number\month.\number\year % muokkauspäivä automaattisesti
                                                                  % kommentoi piiloon jos ei ole vielä
                                                                  % muokattu ja laita tilalle viiva: --
\end{tabular}

\section{Palaverin avaus}

\sisennys{

Aluksi Linna ehdotti palaverin puheenjohtajaksi itseään ja sihteeriksi Iivanaista. Ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtaja avasi palaverin.


}

\section{Laillisuus ja päätösvaltaisuus}

\sisennys{
Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
}

\section{Esityslistan hyväksyminen}

\sisennys{

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. Linna ehdotti, että muiden esille tulevien asioiden yhteydessä otetaan puheeksi informaatioteknologian tiedekunnan tarjoama lounas.


}

\section{Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen}


\sisennys{

Pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin. Kohdassa 6 itsearvioinnit laaditaan, ei suoriteta. Kuvan nimi tulee kirjoittaa isolla kohdassa 7. Kohdassa 4 edellisen palaverin tulee olla kahdestoista, ei yhdestoista.


\paatokset{
    \item 13. palaverin pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin.
}

}

\section{Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet}

\sisennys{

Projektiryhmä:
\begin{itemize}
    \item Kuittaa teknisen ohjaajan palautteen. Tila: \textbf{SUORITETTU}
    \item Toimittaa projektiorganisaatiolle käyttöohjeet palautetta ja hyväksymistä varten. Tila: \textbf{SUORITETTU}
    \item Toimittaa Kuvalle listan/selvityksen kaikista tiedostoista, jotka hänen tulee tilaajana hyväksyä. Tila: \textbf{SUORITETTU}
    \item Lisää sovellukseen toteutetun käynnistysikonin ja nimeää sen GeoLab-ohjelmaksi. Tila: \textbf{SUORITETTU}
    \item Lisää sovellukseen About-ikkunan. Tila: \textbf{SUORITETTU}
\end{itemize}

Toistaiseksi  About-ikkuna näyttää tekstin "GeoLab Version 0.1.0". Santanen ehdotti, että ikunaan lisättäisiin vielä tekijöiden nimet ja lyhyt kuvaus tekijänoikeuksista. Lisäksi Santanen kehotti projektiryhmää täydentämään sovellusraporttiin teknisen ohjaajan palautteesta olennaisimmat huomiot, jotka jätettiin toteuttamatta.



}


\section{Tilakatsaus}

\sisennys{

Santanen huomautti, että hän ei ehdi tarkastamaan kaikkia dokumentteja elokuun loppuun mennessä. Hän neuvoi, että projektikansion ja CD:n voi palauttaa myös keskeneräisenä, mutta niihin ei ole tarvetta sisällyttää keskeneräisiä tuloksia. Lisäksi Santanen pyysi projektiryhmää toimittamaan projektin verkkoesitteen tarkastamista varten.


}


\section{Sovelluksen hyväksyminen}

\sisennys{

Projektiryhmä tiedusteli, tulisiko lopullisen ohjelman versionumeron olla 0.1.0 vai 1.0.0. Kuvan mielestä 0.1.0 tekisi selväksi sen, että ohjelmaa tulee vielä jatkokehittää. Santasen mukaan 1.0.0 on ollut yleisempi valinta ja jatkokehitetty versio voisi tulevaisuudessa olla vaikka 1.1.0. Kuva ei vastustanut ehdotusta. Lisäksi Santanen huomautti että käyttöohjeessa tulee olla versionumero sekä käsiteltävästä sovelluksesta että itse ohjeesta.


\paatokset{
    \item Tilaajalle luovutettavan sovelluksen versionumeroksi kirjataan 1.0.0.
}

}



\section{Dokumentoinnin hyväksyminen}

\sisennys{

Kuva ja Tuononen olivat jo antaneet palautetta ohjelman käyttöohjeesta ja Santanen aikoo antaa vielä oman palautteensa, jonka jälkeen tilaaja voi hyväksyä ohjeet. Pakkanen huomautti, että käyttöohjeissa oli virheellinen tieto näytteen tallentamisesta. Linkitetyt tiedostot voidaan sijoittaa eri kovalevyille, mutta tällöin tiedostojen sijainnit tallennetaan absoluuttisina polkuina.

Projektiraportista uupuu vielä jäsenten kokemuksia ja oppimaa käsittelevät aliluvut. Santanen huomautti, että työtuntien kirjauksessa on puutteita mitkä vaikeuttavat työtuntien johdonmukaista analysointia. Ongelma on ollut yleinen myös muilla sovellusprojektikurssin ryhmillä. Kirjauksia ei kannata ruveta korjaamaan, mutta puutteista tulee mainita projektiraportissa.

Sovellusraportti on myöhästynyt ja siinä on edelleen täydennettävää. Santasen vahvisti, että keskeneräisen version voi toimittaa palautetta varten ja sovellusraportin nykyinen versio kelpaa myös Kuvan ja Tuonosen arvioitavaksi.

}

\section{Projektin päättymiseen liittyvät asiat}


\sisennys{

Santanen ja Kuva laativat projektilausuntonsa, joissa kuvataan sovelluksen onnistumista sekä projektin läpivientiä. Santanen kertoi voivansa lähettää Kuvalle esimerkkejä aiemmista projektilausunnoista. Lisäksi tilaajan tulee laatia projektitodistukset projektiryhmän jäsenille. Santasen mukaan todistukset ja lausunnot ovat arvokkaampia, jos ne tulevat Geologian tutkimuskeskukselta. Santanen lupasi toimittaa myös projektitodistuksista esimerkkejä. Projektitodistukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä lisätä projektikansioon.

}

\section{Muut esille tulevat asiat}

\sisennys{

Santanen kertoi, että tiedekunta tarjoaa projektiorganisaatiolle lounaan projektin päättymisen kunniaksi. Tapahtuma sopi tekniselle ohjaajalle ja projektiryhmälle. Kuvalla ei todennäköisesti ole mahdollisuutta ottaa osaa lounaaseen, mutta hän kertoi ilmoittavansa mikäli hän on lähiaikoina Jyväskylässä. Miettiseltä tullaan vielä kysymään erikseen haluaako hän ottaa osaa lounaaseen. Santanen tulee esittämään sähköpostitse mahdollisia ajankohtia lounaalle syyskuun puolivälin tiennoilla.

Pakkanen kertoi, että ohjelma toimii myös koneessa, josta puuttuu oikea .NET-versio, mutta ohjelmaa ei ole vielä kokeiltu 32-bittisellä Windows-koneella. Tuonosen mukaan toimivuutta voi testata virtuaalikoneella, mikäli 32-bittistä tietokonetta ei löydy.

Tämä palaveri tulee olemaan projektiorganisaation viimeinen. Santanen huomautti, että palaverin pöytäkirja hyväksytään tästä johtuen sähköpostitse. Santanen tiedusteli, koska projektilaskun voi toimittaa GTK:lle. Kuvan mukaan laskun voi toimittaa saman tien.

}


\section{Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet}


\sisennys{

Projektiryhmä:
\begin{itemize}
    \item Lähettää Santaselle sähköpostitse projektin verkkoesitteen tarkastamista varten.
    \item Toimittaa keskeneräisen version sovellusraportista palautetta varten.
    \item Testaa ohjelman toimivuutta 32-bittisellä Windows-koneella.
    \item Lisää About-ikkunaan tekijöiden nimet, versionumeron ja MIT-lisenssin.
\end{itemize}

Iiro Iivanainen
\begin{itemize}
    \item Toimittaa palaverin pöytäkirjan projektiorganisaatiolle sähkopostitse.
\end{itemize}

Jukka-Pekka Santanen:
\begin{itemize}
    \item Antaa palautetta sovelluksen käyttöohjeista.
     \item Esittää projektiorganisaatiolle mahdollisia lounasajankohtia.
    \item Lähettää kuvalle esimerkkejä projektilausunnoista ja projektitodistuksista.
    \item Toimittaa Kuvalle projektilaskun.
\end{itemize}

Jukka Kuva:
\begin{itemize}
    \item Toimittaa projektiryhmän jäsenille projektitodistukset.
    \item Toimittaa projektiorganisaatiolle projektilausunnon.
\end{itemize}

Juuso Tuononen:
\begin{itemize}
    \item Antaa palautetta sovellusraportista.
\end{itemize}

Riikka Vilavaara:
\begin{itemize}
    \item Lähettää sovellusraportin väliversion tarkistettavaksi.
\end{itemize}

}

\section{Seuraavan palaverin aika ja paikka}

\sisennys{
Tämä palaveri oli projektiorganisaation viimeinen.
}

\section{Palaverin päättäminen}

\sisennys{
Puheenjohtaja päätti palaverin.
}


\section*{Jaettu ja käsitelty materiaali}

\sisennys{
Linna jakoi tilakatsauksen.
}




\end{document}
