Projektin aloituspalaverin pöytäkirja

Aika: 31.1.2002 klo 10.15-12.30

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen Pauli Kujala Heikki Uuksulainen Harri Tuomi (paikalla 10.45 - 11.55) Minna Hillebrand Markus Silvan Antti Vanhanen Marko Ylitalo

Puheenjohtaja Antti Vanhanen Sihteeri Minna Hillebrand

1 Kokouksen avaus

Antti Vanhanen avasi kokouksen.

2 Henkilöiden esittely

Aloitimme palaverin esittelemällä itsemme ja osamme tässä projektissa. Jukka- Pekka Santanen toimii tilaajan edustajana tietotekniikan laitokselta sekä projektin vastaavana ohjaajana. Teknisinä ohjaajiana toimivat Pauli Kujala sekä Heikki Uuksulainen. Harri Tuomi toimii Linux-käyttöjärjestelmän teknisenä tukena.

3 Projektin nimen valinta

Kurki-projekti aloitti kurssikirjanpitoon liittyvien projektien nimeämisen perinteen k-kirjaimella alkavien lintujen mukaan keväällä 1998. Syksyllä 2000 tätä perinnettä jatkettiin (Kotka-projekti). Tämän vuoksi projektin akronymiksi annettiin KOPPELO.

4 Projektin taustaa

Pauli Kujala oli mukana kehittämässä KURKI-järjestelmää keväällä 1998 kurssitietojen ylläpitämistä varten. Kurjen ylläpitoa ja kehitystä on jatkettu näihin päiviin saakka. Kurkea on arvosteltu sen käytön hankaluudesta. Käytettävyyden parantamista ja systeemin laajentamista rajoittaa se tekniikka millä koko järjestelmä on toteutettu (Borland Intrabuilder). Tämän vuoksi syksyllä 2000 kehitettiin Kurjelle seuraaja (KOTKA). Kotka-projektin jälkeen siihen on edelleen kehitty uusia komponentteja: kurssikirjanpitojärjestelmä KORPPI keväällä 2001 ja päivyriosio KOLIBRI syksyllä 2001.

KOPPELO on edelleen Kotkaan liitettävä opinnäytteiden hallintasovellus. Tällaisen sovelluksen tarve on syntynyt opiskelijamäärän kasvun myötä vähentämään ”paperisodan”tarvetta.

5 Tavoitteen määritys

Jukka-Pekka Santanen jakoi asianomaisille monisteena omia ideoitansa sovelluksen käytön eri vaiheista ja niiden sisällöstä. Moniste käytiin yhdessä läpi. Sovittiin myös että ryhmä haastattelee muitakin mahdollisia käyttäjiä. Haastateltaviksi sovittiin ainakin seuraavat henkilöt: Kari Kärkkäinen, Tapani Ristaniemi, Marja-Liisa Salonen, Kalevi Salonen, Timo Männikkö ja Päivi Jämsen. Lisäksi Jukka-Pekka Santanen lupasi tiedottaa projektista ja kysellä halukkaita haastateltavia myös Tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

6 Työkalujen esittely

Koska projektissa käytettävät työkalut (Java, JSP, Tomcat, Apache, PostgreSQL, Poolman) eivät olleet tuttuja kenellekkään projektiryhmän jäsenistä, sovittiin yhteisen esittelytilaisuuden järjestämisestä muiden projektiryhmien kanssa. Ajaksi ehdotettiin 11.2.2002 klo 16-19. Jukka-Pekka Santanen lupasi hoitaa tiedottamisen ja tilavarauksen.

7 Alustava aikataulu

Projektin tavoite on saada huhtikuun puoleen väliin mennessä toimiva prototyyppi ohjelmasta, huhtikuun loppuun mennessä ensimmäinen toimiva versio ja toukokuun loppuun mennessä projekti olisi kokonaisuudessaan valmis.

8 Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen

Kotka-projektin tietokanta käsittää tällä hetkellä yli sata taulua. Opinnäytekomponentin tietokantarakenteesta on olemassa valmis suunnitelma (ER-kaavio). Päätettiin, että hyödynnetään olemassa olevaa suunnitelmaa mahdollisuuksien mukaan.

9 Seuraavaksi

Ryhmä aloittaa haastatteluilla ja Korppi-projektikansioihin tutustumalla. Haastatteluista kirjataan raportit.

10 Seuraava palaveri

Sovimme seuraavaksi palaveriajaksi torstain 7.2.2002 kello 10.15. AgC 223.1.

11 Jaettu materiaali

• Jukka-Pekka Santasen ideoita sovelluksesta (moniste).

• Heikki Uuksulainen ja Pauli Kujala saivat Jukka-Pekka Santasen kirjoittaman sähköpostin koskien Koppelo-järjestelmää (moniste).

12 Sovitut tehtävät

• Koppelo-sähköpostilistan luominen (Santanen) • TJT-laitokselle tiedottaminen (Santanen) • Koulutuksen järjestäminen ja tiedottaminen (Santanen) • Haastattelut (ryhmä) • Tommi Lahtoselta ideoita tietorakenteeseen (ryhmä) • Projektipäällikön valinta (ryhmä) • Tunnuksen luominen Tuureen ryhmälle (Pauli Kujala)