Projektin 14. palaverin pöytäkirja

Aika: 8.5.2002 klo 14.15-15.35

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen Pauli Kujala Heikki Uuksulainen Minna Hillebrand (puheenjohtaja) Markus Silván (sihteeri) Marko Ylitalo Antti Vanhanen

1 Kokouksen avaus ja tuntikirjanpitojen tarkastus

Minna Hillebrand avasi kokouksen. Aloitimme käymällä läpi ryhmän tuntikirjanpidot.

2 Edellisen pöytäkirjan tarkistus

Kävimme läpi edellisen palaverin pöytäkirjan. Selvitimme pöytäkirjassa olleiden tekemättä/tehtyjen listojen tämänhetkisen vaiheen.

PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirja hyväksytty.

3 Tietokantaraportti

Tietokantaraportti luovutettiin Pauli Kujalalle, joka toimittaa sen edelleen Jukka- Pekka Santaselle tutkittavaksi.

4 Sovelluksen läpikäynti

Kävimme läpi sovellusta. Havaittiin muutamia korjauksia vaativia kohteita. Kuvaavampia linkkinimiä pohdittiin, koska ’Opinnäyte’ ja ’Opinnäytteesi’ eivät erotu kyllin hyvin linkkilistasta. Linkki ’opinnäyte’ muutettiin linkiksi ’Aiheet ja haku’. Lisäksi muutamiin muihin sivuihin tuli pieniä korjauksia.

Raporteista rakennetaan tulostettava, esimuotoiltu sivu halutuilla tiedoilla. Luodaan esimerkiksi sivu, jolla ovat tiedot tehdyistä graduista tietyllä ajanjaksolla.

5 Jatkokehitysideoihin

Ylläpidon käyttöliittymän puolelle adminAssRightPerson.jsp voisi rakentaa henkilön nimen perusteella tapahtuvan oikeuksien esittämisen sekä tietojen rajaamisen ja järjestämisen.

6 Seuraavaksi

Ryhmä jatkaa sovelluksen testausta. Lisäksi projektiryhmä valmistautuu loppuesittelyyn, joka pidetään tiistaina 14.5.2002 klo 14.15 alkaen.

7 Seuraava palaveri

PÄÄTÖS: Seuraava palaveri on 15.5.2002 kello 12.15 tilassa AgC223.1.

8 Sovitut tehtävät

• sähköposti Markku Vireelle ja Vesa Lappalaiselle palaverista/syömisestä (ryhmä) • tietokantaraportti Koppelon verkkosivulle