Projektin 15. palaverin pöytäkirja

Aika: 15.5.2002 klo 12.15-14.20

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen Pauli Kujala Heikki Uuksulainen Vesa Lappalainen Markku Vire Minna Hillebrand (puheenjohtaja) Markus Silván Marko Ylitalo Antti Vanhanen (sihteeri)

1 Kokouksen avaus ja tuntikirjanpitojen tarkastus

Minna Hillebrand avasi kokouksen. Aloitimme käymällä läpi ryhmän tuntikirjanpidot.

2 Edellisen pöytäkirjan tarkistus

Kävimme läpi edellisen palaverin pöytäkirjan. Sovitut tehtävät on suoritettu.

PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirja hyväksytty.

3 Tietokantaraportti

Tietokantaraportti luovutettiin Jukka-Pekka Santaselle. Pauli Kujala oli käynyt raportin läpi ja löysi sieltä muutamia korjattavia kohtia, jotka tähän uuteen versioon on korjattu.

4 KOPPELO-sovelluksen tilannekatsaus

Kävimme lävitse sovellusta. Seuraavia korjauksia päätettiin suoritettaviksi: • Opinnäytteen arvosteluun lista opiskelijoista, jotka on jo kertaalleen arvostel- tu • työtehtävien poisto checkbox ja muutosten tallennus omien painikkeidensa alle • päivämäärä mukaan hakutuloksiin ja mahdollisesti tekijät (searchResult.jsp)

• navigointipalkissa kohta ’Aihe-ehdotukset’ myös kohdan ’Ohjauksesi’ alle • arvioinnin vienti Korpin Finished -tauluun • automaattiset sähköpostit • hakutoiminto ja raportit

5 Jatkokehitysideoita

Palaverissa tuli paljon ideoita, joita ei tämän projektin piirissä toteuteta. Niitä on listattu seuraavassa jatkokehitysideoina:

• opinnnäytteiden hakutuloksen järjestäminen otsikkokenttien mukaan (index.jsp) • tekijöiden yhteystietojen esille saaminen kätevästi opinnäytteen tiedoista • yhteys Joreen • yhteys Kolibriin • graduarviointilomakkeen toteutus • opinnäytteen työvaiheiden erillisarviointi • opinnäytteen kaikkien tapahtuminen koottu listaus sivulle, jos käyttäjä niin valitsee • menupalkin uudelleensuunnittelu soveltuvammaksi • henkilöiden nimistä linkit henkilöiden ilmoittamaan www-osoitteeseen • muistutussähköpostien näkyminen Korpissa

6 Seuraavaksi

Ryhmä jatkaa kohdassa 4 mainittujen korjauksien toteutusta sekä jatkaa dokumentointia.

7 Seuraava palaveri

PÄÄTÖS: Seuraava palaveri on 22.5.2002 kello 16.15 tilassa AgC223.1.

8 Sovitut tehtävät

• kohdassa 4 mainittujen korjauksien toteutus (ryhmä) • tietokantaraporttin läpikäyminen (Santanen)