VERSTAS-projekti 2. palaverin esityslista

Paikka: Agora, projektitila C223.1 Aika: 1.10.2002 klo 14.15

Jaettava materiaali:

• edellisen kokouksen pöytäkirja • vaatimusmäärittelyn raakaversio • vaitiolo- ja projektisopimusehdotelmat • termiluettelo

Käsiteltävät asiat:

1 Avaus

1.1 Läsnäolijoiden toteaminen 1.2 Ajankäyttövihkot

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Ryhmän esitys Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirjan korjattu versio.

3 Katsaus projektin etenemiseen

Ryhmä kertoo projektin etenemisestä edellisen palaverin jälkeen:

• käyttötapausten ennakkoversio • projektisuunnitelman, sopimusten ja vaatimusmäärittelyn alustaminen • tutustumista aihealueeseen; Numertimeen ei kuitenkaan olla vielä tarkemmin perehdytty

4 Sopimusehdotusten tarkastelu

Vaitiolo- ja projektisopimusehdotelmiin tutustuminen ja kommentoinnista sopiminen.

5 Vaatimusmäärittelyn tarkentaminen

5.1 Termiluettelo Tutkaillaan termiluetteloa ja sovitaan muutosten tekemisestä. 5.2 Käyttötapausehdotusten kommentointi 5.3 Pohdittavia asioita

• Käyttöliittymän tekstien kieli ja sen myöhempi monikielistäminen • Mallinnuksen projektimuotoisuus

– organisointi hakemistoihin ja tiedostoihin – tiedostojen hallinta (kopioidaanko liitetyt tiedostot, poistetaanko irrotetut tiedostot) – projektiin kuuluvat tiedostot ja niiden lukumäärä – projektien kirjoitussuojaaminen • alisovellusten hallinta (voiko alisovelluksia kontrolloida ajon aikana, esimerkiksi tallennuspyyntö) • verstaan testaaminen windowsissa (voidaanko testata oikeilla alisovelluksilla) • käynnissä olevien prosessien, kuten verkotus tai laskenta, tilan valvonta ja kontrollointi (pysäytys ja tappaminen) 5.4 Käyttöliittymä

• Keskustellaan käyttöliittymän kehitysprosessista: ryhmä ehdottaa iteratiivista prosessia, jossa käyttöliittymästä tehdään prototyyppejä.

• Ikkunoinnin toteuttaminen (välilehdet, ikkunat ja niiden sijoittelu)

6 Muut asiat 7 Seuraavista tehtävistä sopiminen

• aikataulun tarkentaminen (aikajanan muodostaminen, opponointeihin valmistautuminen) • alisovellusten ja niihin liittyvien tiedostojen kartoittaminen yhteistyössä Numerolan kanssa

8 Seuraava palaveri

Ehdotetaan seuraavan palaverin ajankohdaksi tiistaita 8.10. klo 14.15. Paikasta keskustellaan.

9 Lopetus