VERSTAS-projekti, 3. palaveri esityslista

Paikka: Agora, projektitila C223.1 Aika: ti 8.10.2002 klo 14.15

Jaettava materiaali:

• edellisen kokouksen pöytäkirja • vaatimusmäärittelyn uusi versio • käyttötapausten uusi versio • tietovirtakaavio • aikataulun alustava Gantt-kaavio • uudet vaitiolo- ja projektisopimusehdotelmat

Käsiteltävät asiat:

1 Avaus

1.1 Läsnäolijoiden toteaminen 1.2 Ajankäyttövihkot

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Keskustellaan pöytäkirjasta ja sovitaan sen hyväksymisestä.

3 Katsaus projektin etenemiseen

Ryhmä kertoo projektin etenemisestä edellisen palaverin jälkeen:

• Projektisuunnitelmaa vietiin eteenpäin: - Aikataulu on alustettu, mutta tarkentamatta. • piirrettiin riskikaavio, tarkennettiin termiluetteloa • Raportti Rainon Numerrin-esittelystä tehtiin. • Sopimusehdotelmia hiottiin palautteen perusteella

• Vaatimusmäärittelyn otsikot kehitettiin vastaamaan suositeltua rakennetta. Dokumentin yksityiskohdista tullaan keskustelemaan.

• Käyttötapauksia abstrahoitiin.

• Sovittiin, että Jarmo esittelee CFX:ää ke 9.10.2002 klo 10.00 alkaen Numerolassa • Tutustuttiin Karin kanssa syvemmin Numertimen käytön yksityiskohtiin. • Dokumenttien uudet versiot sijoitettiin projektin www-sivulle. • tietovirtakaavio piirrettiin • visuaalista kuvaa käyttöliittymästä kaavailtiin Seuraavat sovitut tehtävät ovat vielä kesken:

• Tutustuminen Glut’iin, ikkunointiin ja editorimahdollisuuksiin • dokumenttien kansisivut ja versiotiedot • CVS-versionhallintajärjestelmän käyttöönotto • käyttötapauskaaviot eli mökkylät

4 Sopimukset

• Vaitiolo- ja projektisopimusten lopullinen kommentointi ja hyväksyminen • Projektin johtoryhmän nimeäminen.

5 Aikataulu

Projektin aikatauluehdotuksen tarkastelu ja keskustelu aikataulun yleiskuvasta.

• tarkistuspisteiden määritys

6 Vaatimusmäärittelyn tarkentaminen

6.1 Vaatimusmäärittelydokumentti Keskustelu IEEE-suosituksen perusteella parannellusta rakenteesta. 6.2 Käyttötapaukset Keskustelu abstrahoidun version pohjalta.

7 Sovelluksen suunnittelu

7.1 Tietovirtakaavio Tietovirtakaavion oikeellisuuden tarkistaminen ja implikaatiot sovelluksen suunnitteluun. 7.2 Pohdittavia asioita • Mallinnuskomponentti-käsitteen tarkempi määrittely: Ovatko verkko, tulokset, raportit (ja mitkä muut?) mallinnuskomponentteja?

7.3 Käyttöliittymä • Ensimmäinen visuaalinen kuva käyttöliittymästä

8 Muut asiat 9 Seuraavista tehtävistä sopiminen

• aikataulun tarkentaminen (tehtävien tarkempi määrittäminen, pelivaran asettaminen) • ryhmän seuraavat tehtävät

10 Seuraava palaveri

Ehdotetaan seuraavan palaverin ajankohdaksi tiistaita 15.10. klo 14.15. Paikasta keskustellaan.

11 Lopetus